---
title: "最新2025室內設計裝潢全攻略：新屋與預售屋裝潢順序"
date: 2025-02-19T19:17:00+08:00
draft: false
display: true
tags: ["裝潢", "預算", "室內設計", "幸福空間", "裝潢預算", "裝修預算", "室內設計師","新屋","預售屋"]
categories: ["室內設計"]
description: "最新2025室內設計裝潢全攻略：新屋與預售屋裝潢順序"
url: "/blog/decoration_budget_195"
image: "https://images.unsplash.com/photo-1569152811536-fb47aced8409?q=80&w=2938&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
type: "post"
---
# 最新2025室內設計裝潢全攻略：新屋與預售屋裝潢順序

在開始室內設計裝潢之前，了解完整的流程和注意事項非常重要。無論您是準備裝修預售屋、新成屋，還是老屋翻新，本文將為您詳細解析室內設計的各個階段，並解答常見問題，幫助您順利打造理想的居家空間。

## 預算篇

### Q1：室內設計預算怎麼抓？

合理的預算規劃是避免超支的關鍵。室內裝修費用包含設計費、裝潢費，以及家具、軟裝等。整體總預算至少抓在購入房價的 10%~15% 以上。

- **案例**：若新成屋房價為 1,000 萬，裝潢設計費至少抓 100~150 萬。

除了以房價估算，也可以用坪數來估算：

- 新成屋：4~8 萬/坪
- 中古屋：8~12 萬/坪
- 老屋：10~16 萬/坪

- **案例**：30 坪新成屋，預算約 120 萬 ~ 240 萬；若為中古屋或老屋，預算建議抓 300~480 萬。

[幸福空間線上裝修計算機](https://hhh.com.tw/calculator_request/index.html)

### Q2：裝潢費用如何分配？

裝潢預算分配會因房屋狀況而異。一般來說，裝潢施工花費約佔總預算的 65%-70%。新成屋可將預算重點放在室內設計、家具和家電。老屋則需提高基礎工程的預算。

- **建議**：可參考裝潢預算分配表，了解各項目的預算佔比。

圖1:裝潢一坪費用

![](https://cloud.hhh.com.tw/upload/_hcolumn/content_20191112102759_0.jpg)

### Q3：如何節省裝潢費用？

- 保留原始配置：若家電、家具還能使用，不為了空間一致性而重新購買。
- 採用軟裝：利用窗簾、床組、沙發等軟件裝飾，取代木作工程。
- 顏色規劃空間：用油漆、壁紙取代木作，並以色彩搭配營造風格。

## 流程篇

### Q1：完整的室內設計流程有哪些步驟？

1. 初步諮詢與需求確認
2. 現場丈量與分析
3. 設計規劃與提案
4. 合約簽訂
5. 細部設計與施工圖繪製
6. 裝潢施工
7. 驗收與交屋
8. 售後服務

### Q2：新成屋的裝潢順序為何？

1. 保護工程
2. 拆除工程 (若有)
3. 水電工程
4. 泥作工程
5. 木作工程
6. 油漆工程
7. 木地板工程
8. 系統櫃安裝
9. 衛浴及廚具裝設
10. 家電家具安裝
11. 收尾＆驗收交屋

### Q3：新成屋裝潢要多久？

一般新成屋施工到完工約 1-3 個月。老屋翻新則需要 3.5 個月以上。

- **提醒**：施工時間會受屋況、設計複雜度等因素影響，建議預留彈性時間。

## 設計師篇

### Q1：何時找設計師？

- 預售屋：客變階段就可請設計師介入。
- 新成屋：交屋後即可請設計師提案設計。

### Q2：如何挑選適合的設計師？

1. 風格與經驗：參考設計範例、作品集，確認是否符合喜好。
2. 報價與收費：確認收費方式是否清楚透明，有無隱藏費用。
3. 保固：選擇提供工程保固的設計公司。
4. 其他加分條件：
   - 加入住宅消保會
   - 提供需求釐清服務
   - 提供工程履歷紀錄
   - 提供空間使用說明書

### Q3：與設計師溝通前要準備什麼？

1. 居住者的生活習慣與需求
2. 室內設計風格偏好
3. 裝潢預算分配

## 注意事項篇

### Q1：預售屋客變要注意什麼？

- 並非所有預售屋都提供客變，簽約前須確認清楚。
- 客變時間有限，建議提早規劃。
- 留意木作工程的裝修問題，如照明設計、隔音效果等。
- 挑選零甲醛的建材。

[延伸閱讀:【預售屋客變教學】客變改什麼？你必須了解的6件事](https://hhh.com.tw/HHH_NEW/columns_detail/4300.php)

### Q2：老屋翻新要注意什麼？

- 若涉及改變建築物結構，須申請審核。
- 檢查並更換老舊水電、瓦斯管線。
- 提高預算，以備不時之需。

### Q3：如何避免裝潢噪音影響鄰居？

- 事先張貼公告。
- 將噪音較大的工程集中在同一天完成。
- 遵守噪音管制標準，於規定時段施工。

### Q4：裝潢期間的施工界面如何處理？

在施工界面的交接處打上矽利康，做細部的收尾。

- **提醒**：打矽利康之前，先以紙膠帶貼出施作範圍。

希望這篇文章能幫助您更了解室內設計裝潢的各個面向，打造出夢想中的家！
